## 计划表


```
计划8月份基本完成电源管理的改版工作
保证9月30号之前新版电源管理能够上线使用使用

具体时间节点：

电源显示界面：
0813 ：ui改版，去除ui文件【处理中，由于新插入其他工作，预计延期】
0820 ：新增消息通知类，用以处理极低电量，低电量等消息通知
0827 ：托盘图标显示界面分离
0903 ：快捷键亮度调节界面重写

电源管理事件调度后台：
0805 ：电源管理基础 调研文档（第一阶段）基本结束（包括upower，亮度调节，cpu调频等）[基本完成]
0806 ：亮度调节，cpu调频，关闭显示器的dbus服务接口完成 【亮度调节接口未完成，其他基本完成，demo未补充，预计0810之前完成】
0813 ：电源管理事件调度中心核心代码编写完毕；gpu调频接口处理【已经开始着手处理，处理的时候务必保证功能稳定性】
0820 ：电源管理基础 调研文档（第二阶段）结束。
       电源管理后台（ 事件分发，事件调度，策略修改） 代码联调
       整机测试，分别在华为990笔记本，华为990台式机，华为9a0笔记本，
       飞腾，鲲鹏，清华同方，龙芯4000，龙芯5000，联想机器联调功能。
       （国产机器驱动书写未必符合规范，所以一定要）
0827 ：新版电源管理后台满足全部设计稿中的功能
0903 ：代码优化，编包等，使新版电源管理达到可上线的状态
0910 ：电源管理评审，完善设计文档，需求文档
0917 ：准备上线，全量测试

```

```
0807备注：
为保证功能稳定性，计划采用逐步替换旧版功能的方式进行修改
预计上线的流程为：
-> ui替换
-> 空闲-关闭显示器功能后台采用新版 【时间节点0813】 
-> 空闲-all 采用新版 （包括cpu调频，暂不包括gpu调频）【时间节点0820】 
-> 合盖处理 采用新版 ；监听电源键 采用新版【时间节点 0827】
-> 完全替换【0903】 
-> gpu调频 低电量处理 【0910】
```
